Esfuerzo de proyecto.

--------------------------------------------------------------------------------------



Funcionalidad Mi Perfil



- Funcionalidades: Cambio datos personales, cambio contraseña, Gestión inmuebles de interes, gestión de perfiles.

- Esfuerzo: 5 jornadas



Funcionalidad Mensajería



- Funcionalidades: Seleccion de público objetivo para la mensajería, HErramienta edición de mensajes, Bandeja consulta cliente

- Esfuerzo: 7 jornadas



Panel de control Administrador



- Funcionalidades: Mantenimiento de contratos, Asignación a clientes, Gestion documetación, Gestión de recibos

- Esfuerzo: 6 jornadas

- Funcionalidades: Mantenimiento de comunidades. Mantenimiento de comunidades y gestión de asignación de viviendas a comunidades, gestión documentación comunidades

- Esfuerzo: 5 jornadas



Gestión de incidencias



- Funcionalidades: Mantenimiento (Alta / Bajas / Modificaciones) indicendias, intervenciones sobre incidencias, cambios de estado

- Esfuerzo: 8 jornadas



Integración Prinex



- Funcionalidades: Consulta de recibos, contratos y clientes

- Esfuerzo Estimado: 8 jornadas



RIESGOS

--------------------------------------------------------



Se ha realizado una estimación en costes y esfuerzo en el apartado integración prinex, suponiendo los recibos, contratos y clientes como punto de integración. Sin disponer de un interface definido de comunicaciones y sin realizar ningún trabajo de puesta en común de los equipos tecnicos de Maria y Anticipa.



Cuando estos trabajos se realicen y despejen dudas o ambiguedades en el desarrollo de este aspecto, el presupuesto de este punto puede variar y se presentará nueva oferta justificada.



Dado que todas las funcionalides se podrán realizar desde la web, se comenzará con el desarrollo de las funcionalidades sin la integración, aunque en paralelo se llegue a los detalles del desarrollo.



Aunque se han estimos 8 jornadas de trabajo, la experiencia nos dice que los procesos de integración de sistemas en las que trabajan equipos mixtos son complicadas y los trabajos se alargan en el tiempo. Dado que es necesario mucho esfuerzo de puesta en común y los trabajos, pruebas y resolución de incidencias no se pueden realizar siempre en paralelo, y la dependencia de ambos equipos suman mucho retraso al proyecto.



Forma de pago:

-------------------------------------------------------------



40 % al inicio del proyecto, 40% al inicio de las pruebas de usuario, 20% con la aceptación.